Coleta de dados

OBRA (FMR)
Através de entrevistas, conversas informais e observação direta foi possível coletar os dados necessários para avaliar o planejamento da construtora em estudo. Uma vez por semana, as pesquisadoras visitavam a obra e verificavam com o mestre de obras quais foram as atividades executadas naquela semana e quais seriam executadas na semana subseqüente. Esses dados eram importantes para a elaboração da planilha de curto e médio prazo. Durante as visitas também foram coletadas informações como: data de início das tarefas, datas limites de restrições, tipos de restriços (projeto, material por semana utilizado, espaço necessário para desempenhar tarefa, mão de obra e equipamento). Esses dados foram necessários para montar a planilha PRT (Planilha para Análise de Restrição de Tarefa). O conjunto das informações coletadas também possibilitou elaborar o PAP (Planilha de Percentual de Atividades Planejadas).

Neste trabalho também foi feito um registro fotográfico.

Essa coleta de dados foi feita durante 11 semanas, abrangendo o período de junho/2006 a agosto/2006.