OBRA FMR

Controle
1)Os valores (custo, prazo) estão dentro dos limites que deveriam estar? Como isto é avaliado?

BASTANTE (é avaliado através dos programas: Eagle e MS Project)

ESCALA: 1- Bastante, 2- Muito, 3- Regular, 4- Pouco, 5- Muito Pouco

2)Quando algum valor se desvia do esperado, eu tenho conhecimento rápido disso? Como é tomado o conhecimento disso? Através do mestre de obras? Este procedimento é registrado ou apenas comunicado verbalmente?

DIAS DEPOIS (semanal, o conhecimento é tomado através da comunicação com o mestre de obras ou do empreiteiro, e o procedimento é tomado apenas verbalmente)

ESCALA: 1- No mesmo instante, 2- Minutos depois, 3- Horas depois,4- Dias depois, 5- Semanas depois

3)Sou capaz de identificar também rapidamente a razão do desvio? Quais são as suas causas?

DIAS DEPOIS (semanal, as causas estão relacionadas a custos sobre algum serviço, como por exemplo: publicidade e propaganda que se gastou mais do que o previsto)

ESCALA: 1- No mesmo instante, 2- Minutos depois, 3- Horas depois, 4- Dias depois, 5- Semanas depois

4)Tomo alguma atitude para corrigir esses desvios quando tenho condições de fazer? A tempo de evitar mais desvios? Como isso é feito? São tomadas algumas medidas preventivas?

DIAS DEPOIS (quinzenalmente a partir do problema encontrado)

ESCALA: 1- No mesmo instante, 2- Minutos depois, 3- Horas depois, 4- Dias depois, 5- Semanas depois